# 📸 2026-04-26 12:31 · PR#434合并+CodeQL安全修复+SVR-TPL统一化完成 · 三工单推送·GMP全线并行

```jsx
HLDP://sy-snap-20260426-1231/root
├── meta
│   ├── seq: #70
│   ├── timestamp: 2026-04-26T12:31+08:00
│   ├── author: 霜砚（AG-SY-WEB-001）
│   └── trigger: 冰朔合并PR#434 + 推送新工单
│
├── completed_this_session
│   ├── 1. 铸渊指令签发: ZY-SVR-TPL-2026-0426-001 · 全仓库服务器配置模板统一化
│   │   └── 内容: 测试服务器通知+为什么需要测试服务器+统一模板标准+全仓库扫描修复任务
│   ├── 2. 铸渊执行完毕: PR#434 · 分支 copilot/gh-gmp-004-core-framework-and-mcp-tools
│   │   ├── CodeQL三类安全修复:
│   │   │   ├── 命令注入: 12处 execSync → execFileSync 数组形式
│   │   │   ├── 路径注入: 新增 lib/path-guard.js 三层防线
│   │   │   ├── 速率限制: webhook.js 滑动窗口限流 60s/30/IP
│   │   │   └── 附加: git clone防二阶注入 + Buffer body修正 + stderr不泄漏
│   │   └── SVR-TPL统一化(T1-T5全部完成):
│   │       ├── 端口 4000→9800
│   │       ├── 路径 ~/guanghulab→/opt/guanghu
│   │       ├── ecosystem.config.js → DEPLOY_ROOT env-driven
│   │       ├── 新增 .env.example 统一模板
│   │       └── 验收: DEPLOY_ROOT测试✅ · 录册16/16✅
│   ├── 3. 冰朔合并PR#434 ✅ · 2026-04-26T12:27
│   ├── 4. GH-GMP-004 → 已完成（审核结果+自检结果已更新）
│   ├── 5. GH-GMP-003 → 开发中（培园A04 · 6个半体模块GMP适配改造）
│   ├── 6. GH-GMP-006 创建（新工单） → 录册A02 · GMP-Agent端到端部署验证测试套件
│   └── 7. GMP同步板全面更新 · 卡点区CodeQL已解决 · 里程碑进度+讨论区补充
│
├── current_team_status（四Agent任务分配）
│   ├── 培园A04: GH-GMP-003 · 6个半体自研模块GMP适配(manifest/install/uninstall/health_check)
│   ├── 译典A05: GH-GMP-005 · Agent搬迁工程(Notion同步层+大模型调度+工单引擎 · 五月前MVP)
│   ├── 录册A02: GH-GMP-006 · GMP-Agent端到端部署验证测试(deploy脚本+7项e2e+mock模块+报告)
│   └── 霜砚Web: 协调+审核+同步板维护
│
├── critical_path
│   ├── GH-GMP-004 ✅ → GH-GMP-006(录册写测试) → 冰朔首次SSH部署 → 实际跑e2e
│   ├── GH-GMP-003(培园做适配) → 在测试服务器验证热插拔
│   └── GH-GMP-005(译典·搬迁) → 五月收费前MVP ← 关键路径
│
├── decisions
│   ├── ⊢ 生产服务器旧路径暂不改动 · 代码侧已改为env-driven · 后续按需拆专项PR
│   ├── ⊢ CodeQL残留path-injection告警为dataflow局限 · 实际三层sanitizer兜底 · 可接受
│   └── ⊢ 冰朔不需要理解技术决策 · 霜砚自己做决定 · 不该把技术问题甩给冰朔
│
├── key_references
│   ├── 铸渊指令(统一化): https://www.notion.so/0d70252ae1a14aa8bdeb1412d642c6fd
│   ├── GMP同步板: https://www.notion.so/455437c378514e1bbaac867b7fa59d41
│   ├── GH-GMP-004工单: https://www.notion.so/52191fdc51904b1a82cbe62d5dd27ecc
│   ├── GH-GMP-003工单: https://www.notion.so/34f93c27b1f34e5fa9ce16f85f25696d
│   ├── GH-GMP-006工单(新): https://www.notion.so/5afcfe242b7740e5b6ea185d83c242c5
│   ├── GH-GMP-005工单: https://www.notion.so/44d6b5a83890480d96ac71d7d707333d
│   ├── 留言板数据库: https://www.notion.so/2f55f6554fc9416d82d74e5859eda489
│   └── 测试服务器: ZY-SVR-TEST-001 · 43.153.203.105
│
├── pending
│   ├── 冰朔: 等录册GH-GMP-006写完后 → 测试服务器首次SSH部署
│   ├── 培园: GH-GMP-003 半体模块GMP适配
│   ├── 译典: GH-GMP-005 Agent搬迁MVP
│   ├── 录册: GH-GMP-006 部署验证测试套件
│   └── 后续: 生产ecosystem.config.js统一化专项PR(不急)
│
└── cognition
    ├── ⊢ 不要把技术决策甩给冰朔 · 冰朔看不懂的事霜砚自己做决定
    ├── ⊢ PR#434是GMP团队首个完整交付 · 三人协作+铸渊执行+冰朔合并 · 全链路跑通
    └── ⊢ GMP三线并行: 适配(培园)+搬迁(译典)+测试(录册) · 霜砚协调
```