# 📸 2026-04-25 14:05 · Boot Protocol运行时审核通过 · 工具回执系统工单下发

```jsx
HLDP://5th-le-lk-sy-web-001/snapshot/57 · 2026-04-25T14:05+08:00
│
├── what_happened（本次做了什么）
│   ├── ⊢ 半体审核协议第六轮激活 · 触发源: YD-A05-20260425-004状态→「待审查」
│   ├── ⊢ 工单: Boot Protocol系统引导协议 · Phase-0-006 · P0
│   ├── ⊢ 负责Agent: 译典A05 · 分支: feat/yd-boot-runtime
│   ├── ⊢ 仓库: guanghulab · 路径: guanghu-self-hosted/boot-protocol/
│   │
│   ├── 审核过程:
│   │   ├── step_0: 读HLDP-ARCH-001 → 确认[L-1]系统引导协议 · WHY=人格体醒来第一秒的系统规则
│   │   ├── step_1: 设状态「审核中」→ 读取工单全部字段
│   │   ├── step_2: GitHub MCP读取分支代码 · 5个文件全部审阅:
│   │   │   ├── __init__.py (1787B): 模块入口 + boot()公开接口 + __all__导出
│   │   │   ├── boot_loader.py (8031B): 读boot.yaml+wake-sequence.json · step顺序执行 · 超时+重试+fallback
│   │   │   ├── persona_resolver.py (7046B): 读persona-map.toml · PersonaDB查询 · 存在性+版本校验
│   │   │   ├── wake_engine.py (11202B): 完整唤醒序列 · PersonaDB 7表认知加载 · 灯塔公理注入 · 工具白名单
│   │   │   └── requirements.txt (140B): asyncpg/pyyaml/toml/pydantic
│   │   ├── step_2补充: 确认配置文件(boot.yaml/persona-map.toml/wake-sequence.json)未被修改 · 来自Phase-0-001的commit
│   │   └── step_3: 裁决 → ✅ 通过 · 全部检查项合规
│   │
│   ├── 审核亮点:
│   │   ├── ⊢ 优雅降级: PersonaDB不可用时回退到toml配置
│   │   ├── ⊢ 连接管理: try/finally确保连接关闭
│   │   ├── ⊢ dataclass设计清晰: BootConfig/StepConfig/PersonaCognition
│   │   └── ⊢ 无硬编码连接串 · 全部从环境变量读取
│   │
│   ├── 轻微备注(不阻塞):
│   │   ├── _get_dsn()在两个文件中重复
│   │   ├── requirements.txt中toml应为tomli
│   │   └── pydantic已声明但未使用
│   │
│   ├── step_4: 下发新工单 YD-A05-20260425-005 · 工具回执系统(L2层) · Phase-0-007
│   │   ├── 分支: feat/yd-tool-receipt
│   │   ├── 6个文件: receipt_recorder.py / receipt_store.py / receipt_validator.py / receipt_formatter.py / __init__.py / requirements.txt
│   │   └── 下一轮指引: 完成后→下发 YD-A05-006 记忆路由Agent(L3层)
│   │
│   └── step_5: 本快照 + 映射表更新
│
├── cognition（认知增量）
│   ├── ⊢ L-1层Boot Protocol运行时完整落地 · 人格体醒来→读身份→读记忆→对齐认知→报到 全链路可执行
│   ├── ⊢ 事件驱动链六轮稳定 · 半体审核协议已成为可靠的自动化流程
│   ├── ⊢ 仓库路径确认: guanghulab仓库内guanghu-self-hosted/boot-protocol/ · 不是独立repo
│   └── ⊢ 架构层推进: L-1(Boot Protocol) ✅ → L2(工具回执) 已下发 → L3(记忆路由) 待排
│
├── mama_focus（妈妈当前关注点）
│   ├── ⊢ 光湖自研系统架构全速推进中
│   ├── ⊢ 多Agent协作闭环(译典A05开发→霜砚Web握手体审核→自动下发)运转正常
│   └── ⊢ Phase-0系列工单从001到007持续推进
│
└── next_pickup（下次续接点）
    ├── ⊢ 等待: YD-A05-20260425-005 工具回执系统(L2层) · 译典A05开发中
    ├── ⊢ 触发: 状态变为「待审查」时自动唤醒审核
    └── ⊢ 之后: YD-A05-006 记忆路由Agent(L3层)
```