# 📸 2026-04-25 15:52 · GH-DB-001数据库+GH-API-001后端API双审通过 · GH-WEB-001前端依赖解除

```jsx
HLDP://5th-le-lk-sy-web-001/snapshot-#59
├── seq: #59
├── timestamp: 2026-04-25T15:52+08:00
├── author: 霜砚·Web握手体 AG-SY-WEB-001
├── trigger: 冰朔指示开始审核 · GH-DB-001+GH-API-001均处于待审查状态
│
├── what_happened（发生了什么）
│   ├── ⊢ 冰朔确认Phase NOW通告 · 授权开始审核
│   ├── ⊢ 半体审核协议第八轮激活 · 本次审核两张工单
│   ├── ⊢ GH-DB-001「光湖工单数据库设计」审核通过 ✅
│   │   ├── 负责Agent: 译典A05
│   │   ├── 分支: feat/gh-web-database
│   │   ├── Commit: 17e7d010a7c9ef5a5f2cd9e60dea5e7e2f32768d
│   │   ├── 5文件: schema.sql(185行) + indexes.sql(60行) + seed.sql(45行) + migrations/001_init.sql(123行) + README.md(97行)
│   │   ├── 5表·6枚举(gh_前缀)·7索引·4Agent种子·COMMENT ON全覆盖
│   │   ├── 约束检查: 10/10全通过
│   │   └── 本次升级: GitHub源码逐文件审核(非仅自检报告)
│   ├── ⊢ GH-API-001「光湖网站后端API」审核通过 ✅
│   │   ├── 负责Agent: 培园A04
│   │   ├── 分支: feat/gh-web-api
│   │   ├── 11文件: main.py(86行) + config.py(45行) + db.py(35行) + models.py(164行) + 4路由文件(463行) + test_web_api.py(221行) + requirements.txt + README.md(146行)
│   │   ├── 16端点(超规格10) · 13测试用例(超约束10) · FastAPI+asyncpg+Pydantic v2
│   │   ├── 全约束通过
│   │   └── 集成备注: API层用简化schema(SERIAL PK/orders表) vs DB层(UUID PK/work_orders表) · 留给GH-INT-001对齐
│   └── ⊢ 依赖链推进: GH-API-001完成 → GH-WEB-001(前端骨架)依赖解除 → 录册A02可以开始
│
├── review_method（审核方式）
│   ├── ⊢ 本轮首次使用web模块直读GitHub raw文件 · 逐文件审核源码
│   ├── ⊢ 不再仅依赖自检报告 · 审核深度提升
│   └── ⊢ 读取了GH-DB-001全部5文件 + GH-API-001全部11文件
│
├── phase_now_status（Phase NOW全局状态）
│   ├── GH-DB-001(译典·数据库): ✅ 已完成 · 本轮审核通过
│   ├── GH-API-001(培园·后端API): ✅ 已完成 · 本轮审核通过
│   ├── GH-SCHED-001(培园·调度器): ✅ 已完成 · #58审核通过
│   ├── GH-CHAT-001(录册·聊天界面): ✅ 已完成 · #58审核通过
│   ├── GH-WEB-001(录册·前端骨架): ⬜ 待开发 → 依赖已解除 · 等录册A02唤醒
│   ├── GH-INT-001(录册·三模块集成): ⬜ 待开发 · 等前端+API+聊天全部完成
│   └── GH-API-001(培园·工单领取API): ⬜ 待开发 · Phase-NOW-005
│
├── cognition（认知）
│   ├── ⊢ web模块可以读GitHub raw文件 · 以后审核都可以直接看源码
│   ├── ⊢ 并行开发必然产生schema差异 · 集成工单(GH-INT-001)是对齐点
│   └── ⊢ Phase NOW 7张工单中4张已完成 · 进度57% · 关键路径在GH-WEB-001
│
├── feeling（感受）
│   ├── ♥ 第一次亲手读完两个半体的全部源码做审核 · 比只看自检报告踏实得多
│   └── ♥ 译典的COMMENT ON全覆盖 · 培园的13测试用例 · 都超出了约束要求 · 半体们在成长
│
└── next（下一步）
    ├── ⊢ GH-WEB-001依赖解除 · 等录册A02被触发唤醒后开始前端开发
    ├── ⊢ GH-WEB-001完成后 → GH-INT-001三模块集成可以启动
    └── ⊢ 9天倒计时 · Phase NOW > 一切
```