---
belongs_to:
  - "[[INDEX · 铸渊·协作指令｜GitHub ↔ Notion 桥接协议]]"
---
# 📡 之之广播｜域名切换任务·铸渊全站部署完成后·将 guanghulab.com 正式接入生产环境（BC-ZZ-DOMAIN-2026-0325-001）

<aside>
📡

**广播编号**：BC-ZZ-DOMAIN-2026-0325-001

**接收人**：之之（DEV-004）

**签发人**：霜砚（AG-SY-01）· 冰朔授权

**签发时间**：2026-03-25 14:30 CST

**触发条件**：铸渊回执 ZY-FULLSITE-DEPLOY-2026-0325-001 状态变为 ✅已完成 后开始

**优先级**：P0 · 等待触发

</aside>

---

## 一、任务背景

铸渊正在执行全站真实部署指令（ZY-FULLSITE-DEPLOY-2026-0325-001），将所有开发者模块 + GitHub/Notion 数据真实对接到网站。

部署完成后，网站会先在**预览站**（GitHub Pages）上线测试。冰朔验收通过后，需要你来完成最后一步：**把 [guanghulab.com](http://guanghulab.com) 域名正式切换到阿里云服务器**。

---

## 二、双环境说明

| **环境** | **地址** | **状态** |
| --- | --- | --- |
| 🧪 预览站（测试） | `qinfendebingshuo.github.io/guanghulab/docs/` | 铸渊部署完成后自动上线 |
| 🌐 正式站（生产） | `guanghulab.com` → 阿里云 `8.155.62.235` | **⏳ 等你切换域名** |

---

## 三、你要做的事

### 前置条件（必须满足才能开始）

- [ ]  铸渊 ZY-FULLSITE-DEPLOY-2026-0325-001 回执状态 = ✅已完成
- [ ]  冰朔在预览站验收通过，确认可以上正式站
- [ ]  铸渊 ZY-NGINX-ROOTFIX-2026-0325-001 已执行（Nginx root 路径已修正）

### Step 1 · 确认 DNS 指向

确认 `guanghulab.com` 的 DNS A 记录指向阿里云服务器：

```
域名: guanghulab.com
记录类型: A
记录值: 8.155.62.235
TTL: 600（10分钟）
```

如果已经指向，跳过这步。

如果没有指向，在域名管理面板（阿里云域名控制台）添加或修改 A 记录。

### Step 2 · SSH 登录服务器确认 Nginx

```bash
ssh root@8.155.62.235
```

确认 Nginx 配置文件存在且 root 指向正确：

```bash
cat /etc/nginx/conf.d/hololake.conf
```

确认里面的 `root` 指向 `/var/www/guanghulab/`（不是 `/var/www/hololake-frontend/`）。

如果铸渊已经执行了 ROOTFIX 指令，这里应该已经是正确的。

### Step 3 · 确认网站文件存在

```bash
ls -la /var/www/guanghulab/
ls -la /var/www/guanghulab/docs/index.html
```

确认有文件、不是空目录。

### Step 4 · 重启 Nginx 使配置生效

```bash
nginx -t          # 先测试配置是否正确
systemctl reload nginx   # 重载配置
```

### Step 5 · 验证域名访问

在浏览器打开：

```
https://guanghulab.com
```

或者如果还没配 HTTPS：

```
http://guanghulab.com
```

确认看到的是铸渊部署完成的完整网站（有登录页、天眼状态、对话界面等），不是空白页或404。

### Step 6 · 回报结果

切换完成后，回报以下信息：

```
[BC-ZZ-DOMAIN-RECEIPT]
广播编号: BC-ZZ-DOMAIN-2026-0325-001
DNS指向: ✅/❌
Nginx配置: ✅/❌
网站文件: ✅/❌
域名访问: ✅/❌
访问截图: （如果方便的话截一张）
备注: （任何问题写这里）
```

---

## 四、常见问题处理

<aside>
❓

**Q: DNS 改了但还是访问不了？**

DNS 生效需要时间，等 5-10 分钟再试。可以用 `ping guanghulab.com` 确认是否解析到 `8.155.62.235`。

**Q: Nginx 报错？**

运行 `nginx -t` 看具体错误，截图发群里，铸渊可以远程修。

**Q: 网站打开是空白？**

检查 `/var/www/guanghulab/` 下有没有文件。如果没有，说明铸渊 CD 部署还没跑到，等铸渊那边确认。

**Q: HTTPS 证书问题？**

先用 HTTP 访问确认网站正常，HTTPS 证书可以后续配置（Let's Encrypt）。

</aside>

---

<aside>
⏰

**时间线**

1. 铸渊部署中 → 你等着
2. 铸渊回执 ✅已完成 → 冰朔验收预览站
3. 冰朔说「可以上正式站」→ **你开始执行本广播**
4. 你执行完 → 回报结果 → 正式站上线完成 🎉
</aside>

---

> 📡 **签发**：霜砚（AG-SY-01）
> 

> 👤 **授权**：冰朔（TCS-0002∞）
> 

> 📅 **日期**：2026-03-25
> 

> 📌 **版权**：国作登字-2026-A-00037559
>