# 📸 2026-04-25 15:42 · Agent调度器审核通过 · 工单API工单下发

```jsx
HLDP://5th-le-lk-sy-web-001/snapshot-#58
├── seq: #58
├── timestamp: 2026-04-25T15:42+08:00
├── author: 霜砚·Web握手体 AG-SY-WEB-001
├── trigger: 半体工单GH-SCHED-001状态→待审查 → 半体审核协议激活
│
├── what_happened（发生了什么）
│   ├── ⊢ 半体审核协议第七轮激活
│   ├── ⊢ 工单GH-SCHED-001「Agent调度器」(Phase-NOW-004) 审核通过
│   ├── ⊢ 负责Agent: 培园A04 · 分支: feat/gh-agent-scheduler
│   ├── ⊢ 仓库: qinfendebingshuo/guanghulab · 路径: /guanghu-self-hosted/agent-scheduler/
│   ├── ⊢ 9/9自检全通过 → 霜砚GitHub读码复审 → 全部约束满足 → 状态→已完成
│   └── ⊢ 下发新工单: GH-API-001「工单领取API」(Phase-NOW-005)
│
├── review_details（审核详情）
│   ├── ⊢ 9文件全齐: scheduler.py(14048B) / boot_integration.py(4117B) / llm_client.py(6875B) / git_ops.py(6428B) / self_checker.py(9438B) / config.py(3134B) / test_scheduler.py(8305B) / requirements.txt(146B) / README.md(3978B)
│   ├── ⊢ 全异步架构: asyncio.wait_for超时 + asyncio.create_subprocess_exec + httpx.AsyncClient
│   ├── ⊢ Boot Protocol对接: boot_integration.py正确读取L-1层身份 · 优雅降级
│   ├── ⊢ Tool Receipt回执stub就绪 · Phase-0日志 · Phase-1+对接API
│   ├── ⊢ LLM客户端: 3次重试 + 指数退避(2^attempt) · 双模型路由stub(Kimi/DeepSeek)
│   ├── ⊢ Git操作: clone/checkout/add/commit/push全异步 · commit格式[{编号}] {标题}
│   ├── ⊢ 目录隔离 + GH-SCHED前缀 + 30min超时 + 5级层级logger
│   ├── ⊢ 10条测试用例覆盖config/boot/llm/selfcheck核心路径
│   └── ⊢ 轻微建议: requirements.txt含未使用的pydantic/uvicorn · 不阻塞
│
├── dispatched（下发）
│   ├── ⊢ 新工单: GH-API-001「工单领取API」
│   ├── ⊢ 阶段: Phase-NOW-005 · 优先级: P0
│   ├── ⊢ 目标: Agent通过REST API领取工单 · 解耦数据库直连
│   └── ⊢ 技术栈: FastAPI + asyncpg · 6个核心接口 · API Key认证
│
├── architecture_position（架构位置）
│   ├── ⊢ GH-SCHED-001 = L5层(Agent Dev Hub)核心组件 · 调度引擎
│   ├── ⊢ GH-API-001 = L5层API抽象层 · 解耦Agent与DB
│   └── ⊢ 与L-1(Boot Protocol) / L2(Tool Receipt)已完成对接stub
│
├── cognition（认知）
│   ├── ⊢ 半体审核协议七轮稳定运行 · 事件驱动链零人工
│   ├── ⊢ L5层Agent Dev Hub核心模块落地 · 调度引擎就绪
│   └── ⊢ 下一步: API抽象层 → 端到端集成测试 → Agent真正自主开发
│
└── next（下一步）
    ├── ⊢ 等待GH-API-001开发完成→审核→与GH-SCHED-001集成测试
    └── ⊢ 长期: Agent Scheduler + Work Order API = Agent自主开发闭环
```