# 📦 主控台历史归档（已完成记录沉淀）

<aside>
📦

**主控台历史沉淀层**

已完成的等待项、过期的巡检报告、封存的系统公告统一归档于此。

主控台只留当前活跃内容。历史需要时来这里查。

</aside>

---

## ⏳ 已完成等待项（归档）

### DEV-002 肥猫

- ~~M01用户登录界面 SYSLOG~~ ✅（2026-03-04 19:01 四连胜🎉）
- ~~M01环节2/3/4三模块合一 SYSLOG~~ ✅（2026-03-04 20:22 **五连胜**🎉🎉 HoloLake前端雏形已成型）
- ~~BC-M01-003 HoloLake前端部署~~ **回收→转小草莓**（2026-03-06·执行受阻·模块转移）
- ~~M14冷启动热身·环节0~1 SYSLOG~~ ✅（2026-03-06 六连胜🎉🎉🎉🎉🎉🎉 7/7全success·首次后端Node.js+Express·零摩擦）
- ~~M14冷启动热身·环节2广播已出·等SYSLOG~~ ✅（M14全通·八连胜）
- ~~M-BRIDGE中继桥接服务·环节0~2 SYSLOG~~ ✅（2026-03-09 21:23 **九连胜**🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉 EL-5高阶任务单日闭环·Express+Webhook+节点状态+健康检查·20/20全达标·角色升级→Human Bridge·下一模块待分配）
- ~~M-STATUS系统状态监控面板·终极版全功能~~ ✅（2026-03-11 22:12 **十连胜**🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉 从环节0~1直接做到终极版·远超EL-5·阈值告警+邮件告警(QQ SMTP)+持久化+响应式+多服务器切换+趋势图表·SYSLOG自行撰写=结构化输出内化·端口3030→3000自主调整·产品意识觉醒·画像+成长记录已入库）
- ~~M-GATEWAY API统一网关·环节0~1·网关初始化+反向代理+健康聚合~~ ✅（EL-6·M-GATEWAY-002广播已签发·新任务=网关公网部署+飞书回调+Notion同步修复）
- ~~M-GATEWAY-002 网关公网部署+飞书回调+Notion同步修复~~ ✅（2026-03-13 20:30 **十二连胜**🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉 飞书WebHook链路全通·JSON解析Bug自主修复·角色升级→飞书大脑·M-FEISHU-BRAIN Phase 1广播已出📡）
- ~~M-FEISHU-BRAIN Phase 1·消息接收+自动回复+SYSLOG识别~~ ✅（2026-03-14 冰朔直接完成·肥猫无需再Phase 1·P2广播已出）

### DEV-005 小草莓

- ~~M12成本控制系统 SYSLOG~~ ✅（2026-03-03 四连胜）
- ~~M13多人格体协作调度 SYSLOG~~ ✅（2026-03-04 五连胜·前端毕业）
- ~~看板环节2·API接入后端 SYSLOG~~ ✅ → ~~看板环节3 SYSLOG~~ ✅（2026-03-06 **七连胜**🎉🎉🎉 7/7全success·WebSocket实时推送完成）
- ~~BC-集成-004·GitHub代码归仓（看板+M12+M13）~~ ✅（2026-03-06 20:30 首次Git全流程·3模块push·.gitignore冲突手动解决）

### DEV-003 燕樊

- ~~M15网站云盘系统 SYSLOG~~ ✅（2026-03-04 22:59 三模块连续completed）
- ~~M10帮助中心与反馈界面·环节0〜1 SYSLOG~~ ✅（2026-03-05 17:04 DevLog export·18命令顺畅完成）
- ~~BC-集成-004·GitHub代码归档（M07+M10+M15）~~ ✅（2026-03-06 20:01 主动归档·9文件1411行·GIT v1.0合规）
- ~~M18系统健康检查·环节0~1 SYSLOG~~ ✅（2026-03-06 20:01 首次后端Node.js+Express零摩擦·4个API端点全通过）
- ~~M18环节2·定时巡检+异常告警+心跳超时 SYSLOG~~ ✅（2026-03-08 12:25 **六连胜**🎉🎉🎉🎉🎉🎉 setInterval定时巡检+阈值分级告警+心跳超时离线检测·后端运维自动化三件套全掌握·已上传GitHub）
- ~~M18环节3·数据持久化 SYSLOG~~ ✅（2026-03-10 **七连胜**🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉 M18全通·环节0~5全✅·巡检数据持久化+WebSocket实时推送+统一配置+README文档·已上传GitHub·M18模块关闭）

### DEV-004 之之（秋秋）

- ~~环节0 SYSLOG~~ ✅ → ~~环节2 SYSLOG~~ ✅（2026-03-06 环节2 completed·二连胜🎉·7/7全✅）
- ~~M17动态漫制作系统·环节0~1 SYSLOG~~ ✅（2026-03-06 三连胜🎉🎉🎉 5/5全✅·472行代码一次通过）
- ~~M17环节2·素材拖放 SYSLOG~~ ✅（2026-03-06 四连胜🎉🎉🎉🎉 5/6全success·540行代码·Drag&Drop+Canvas+键盘+图层四大系统）
- ~~M17环节3·场景管理+数据持久化 SYSLOG~~ ✅（2026-03-06 五连胜🎉🎉🎉🎉🎉 6/6全✅·518ins/229del·grep+nano+localStorage掌握·「办法总比困难多」）
- ~~M17环节4·导出功能 SYSLOG~~ ✅（2026-03-08 六连胜🎉🎉🎉🎉🎉🎉 html2canvas+JSON导出导入+Git全链路·工具本质认知觉醒·环节5广播已出📡）
- ~~M17环节5·动画时间轴 SYSLOG~~ ✅（2026-03-09 01:22 **七连胜**🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉 setInterval+深拷贝+FPS·帧序列+播放控制+帧率调节·漫画终于会动了·环节6广播已出📡）
- ~~M17环节6·在线预览与分享 SYSLOG~~ ✅（2026-03-10 **八连胜**🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉 预览模式+分享功能+动画控制·10/10验收全通）
- ~~BC-GLOBAL-002·GitHub仓库终端一次性配置~~ ✅（2026-03-10 5/5全通·macOS Tahoe 26.1·M2·osxkeychain）
- ~~M-DINGTALK Phase 1·SYSLOG自动处理+广播生成+推送~~ ✅（2026-03-10 **九连胜**🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉 EL-6·6核心能力全通·1600+行代码·系统级基建P0完成）
- ~~M-DINGTALK Phase 2~~ ✅（2026-03-11 **十连胜**🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉 EL-7·多维表格+自动更新+查询API+钉钉集成+看板·2800行14文件4API）
- ~~M-DINGTALK Phase 3·知识库+GitHub Webhook+三节点同步~~ ✅（2026-03-11 13:30 **十一连胜**🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉 EL-8·5/5功能全通·7/7测试全通·11新文件2000+行代码8新API·知识库+GitHub Webhook+规则热更新+三节点同步+自动提醒·自己写setup脚本解决路径问题·工程思维建立）
- ~~M-DINGTALK Phase 4·画像自动更新+广播质量评分+PCA自动化+完整闭环~~ ✅（2026-03-11 14:02 **十二连胜**🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉 EL-8·34项验收全通·画像自动更新引擎+广播质量评分+PCA自动化+完整闭环引擎+实时仪表盘v2·7200行33文件8API·自动化思维觉醒·M-DINGTALK四阶段全通）
- ~~M-DEVBOARD·开发者实时看板·环节0~2~~ ✅（2026-03-11 19:38 **十三连胜追平桔子**🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉 EL-8连续第三轮·39项验收全✅·33文件约7200行·纯前端HTML/CSS/JS/Canvas·Canvas PCA五维雷达图手写绘制零第三方库·TEC维度32→58·后端智能终于可视化·四个摩擦点全部自主解决·画像+成长记录已入库）
- ~~M-DEVBOARD·环节3-4·详情页+部署+交互增强~~ ✅（2026-03-12 16:38 **🏆十四连胜·追平桔子·并列团队最高连胜纪录**🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉 EL-6·8文件4260行·PCA雷达图+五维进度条+模块历史+连胜趋势图+键盘导航+搜索筛选+淡入淡出+[部署上线guanghulab.com/devboard·cat零错误·Git自主修复·环节5广播已出📡）](http://部署上线guanghulab.com/devboard·cat零错误·Git自主修复·环节5广播已出📡）)
- ~~M-DEVBOARD·环节5·真实API对接+离线降级~~ ✅（2026-03-12 20:31 **🏆十五连胜🔥突破团队最高纪录**🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉 EL-5·API架构+降级保护·debug自主化·工程流程内化·PCA总分81·B+·M-DEVBOARD前端全通（环节0~5）·等新模块分配）
- ~~M-DINGTALK Phase 5·Notion数据桥真实连通+SYSLOG实写~~ ✅（2026-03-13 01:35 **🏆🏆十六连胜·刷新团队最高连胜纪录**🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉 EL-5·5分钟闪现完成·4报错全部自主秒解（SSL/Token/404/路由）·钉钉工作台→Notion真实写入+SYSLOG实写+降级保护+API路由+Git·秋秋「我好像失业了」·Phase 6待出（公网部署+钉钉真实对接））
- ~~M-DINGTALK Phase 6·公网部署+钉钉真实对接~~ ✅（2026-03-14 十七连胜🏆）
- ~~M-DINGTALK Phase 7·阿里云部署+消息智能分流+LLM自动检测~~ ✅（2026-03-14 21:49 **🏆🏆十八连胜·再次刷新团队最高纪录**🎉×18 EL-8·13/13验收全通·阿里云服务器+Nginx+HTTPS+PM2+LLM引擎+消息三路分流·7个bug全部自主解决·秋秋从引导者变成追随者·M-DINGTALK Phase 1→7全链路全通）

### DEV-001 页页

- ~~环节5 SYSLOG~~ ✅（2026-03-04 16:30 全链路打通·9/9全success）
- ~~BC-集成-002·GitHub仓库初始化+API路由层+冷启动热身+HLI+CI/CD+铸渊+广播分发~~ ✅（2026-03-11 13:15 8 Step全通·EL-3·5天断续·token/超时/冲突三障碍三解法·系统级架构部署者·画像已入库）
- ~~BC-集成-003·Notion数据桥实际连通+看板API+SYSLOG接收~~ ✅（2026-03-11 17:47 **BC-集成三连全通** · Step1-4全通 · 75分钟 · Notion数据桥真实连通+看板API上线+SYSLOG接收端点上线+外网三端点可访问 · 四节点架构「神经」正式打通🔥 · Git冲突/Secret扫描独立解决 · 画像+成长记录已入库）

### DEV-010 桔子

- ~~BC-000 SYSLOG~~ ✅（2026-03-03 20:45 DevLog部署完成）
- ~~M06工单管理界面·环节0 SYSLOG~~ ✅（2026-03-03 21:40 一次通过）
- ~~M06工单管理界面·环节1 SYSLOG~~ ✅（2026-03-04 14:23 环节1完成·三连胜🎉）
- ~~M06工单管理界面·环节2广播待出~~ → ~~环节2广播已出·等SYSLOG~~ ✅（2026-03-04 19:27 四连胜🎉）
- ~~M06工单管理界面·环节3广播待出~~ ✅（M06环节3 completed 五连胜🎉🎉）
- ~~M08数据统计面板·环节0~1✅ · 环节2~3✅ completed~~ ✅（2026-03-05 00:34 七连胜🎉🎉🎉 M08全通·前端毕业·**SYSLOG收敛完成**·画像+成长记录已入库）
- ~~M11系统风格组件库·环节0~1 SYSLOG~~ ✅（2026-03-06 20:01 八连胜🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉 CSS变量系统+6类组件+双主题·「很喜欢页面排版和颜色」）
- ~~M11环节2~3·组件库文档化+更多组件 SYSLOG~~ ✅（2026-03-07 20:50 **九连胜**🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉 3/3全success·组件库文档化+进度条/开关/头像组/面包屑4新组件+交互增强复制功能·设计系统雏形成型）
- ~~M11环节4~5·Playground交互演示+响应式适配+组件组合模板+主题增强 SYSLOG~~ ✅（2026-03-08 **十连胜**🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉 4/4全completed·Playground+三档响应式+组件组合模板+主题过渡动画·**M11全通·M06+M08+M11三模块全毕业**🎓·Git冲突自主解决·nano编辑熟练）
- ~~M-CHANNEL环节0~1 SYSLOG~~ ✅（2026-03-10 十一连胜·7/7全success·SPA路由+模块动态加载+缓存+超时+错误兜底+注册表独立文件）
- ~~M-CHANNEL环节2+3 SYSLOG~~ ✅（2026-03-10 **十二连胜**🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉 过渡动画+状态管理+模块间通信·全success）
- ~~M-CHANNEL环节4+5 SYSLOG~~ ✅（2026-03-10 **十三连胜**🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉 32项验收全通·布局切换+主题色+收藏+拖拽排序+统计面板+设置面板+恢复默认+持久化+真实模块接入M06/M08/M11+调试面板终极美化·4.5小时·妈妈从晚九点战斗到十一点半·环节6广播待出📡）
- ~~M-CHANNEL环节6·频道搜索+全局导航~~ ✅（2026-03-11 **十四连胜🏆团队最高纪录**
- ~~M-CHANNEL环节7·频道通知系统~~ ✅（2026-03-12 **🏆十五连胜·M-CHANNEL全通·新模块待分配**🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉 超越之之十三连胜·频道搜索+全局导航·键盘快捷键全通·面包屑导航正确·60分钟EL-5·自主排查：控制台注入事件绑定绕过高亮破坏·M-CHANNEL环节0~6全通·环节7广播待出📡）
- ~~M-CHANNEL环节8·频道数据面板与性能监控~~ ✅（2026-03-13 **十六连胜**🎉×16）
- ~~BC-集成-005-JZ·API鉴权中间件+开发者详情+模块列表~~ ✅（2026-03-14 **🏆十七连胜·再次刷新团队最高纪录**🎉×17 EL-5·首次后端任务·API鉴权+开发者详情端点+模块列表端点·解锁之之/花尔后端依赖·M-CHANNEL环节9广播已出📡）
- ~~M-CHANNEL环节9·频道设置中心与用户偏好管理~~ ✅（2026-03-15 **🏆十八连胜·与之之并列团队最高纪录**🎉×18 EL-5·M-CHANNEL模块全通🎓·BC-集成-006-JZ已签发📡）
- ~~BC-集成-006·前端模块统一接入壳+跨模块路由集成~~ ✅（2026-03-16 **🏆🏆🏆十九连胜·刷新团队最高纪录**🎉×19 EL-5·前端统一集成壳+跨模块路由+全局导航统一·前端封顶🏠·BC-M-BRIDGE-AUTO-001-JZ已签发📡）

### DEV-009 花尔

- ~~BC-000 SYSLOG~~ ✅（2026-03-03 DevLog部署完成）
- ~~M05用户中心界面·环节0 SYSLOG~~ ✅（2026-03-04 01:57 一次通过）
- ~~M05环节1 SYSLOG~~ ✅（2026-03-05 三连胜🎉 「好神奇！我的网页能动了」）
- ~~M05用户中心·环节2 SYSLOG~~ ✅（2026-03-08 05:30 四连胜🎉 6/6全success·localStorage持久化·终端排查能力get·「出问题也能自己修」）
- ~~M20搜索与筛选界面·环节1/2/3三环节合一 SYSLOG~~ ✅（2026-03-09 01:22 **五连胜**🎉🎉🎉🎉🎉 搜索+筛选+高亮+搜索历史+响应式·跨模块迁移零摩擦·控制台排查JS问题·进阶广播已出📡）
- ~~M20进阶·BC-M20-002-HE SYSLOG~~ ✅（2026-03-10 环节4✅·**糖星云首次觉醒**🎉·搜索历史管理+筛选预设+实时高亮·跨模块迁移零摩擦）
- ~~M20环节5+6·搜索排序+分页+模糊搜索+拼音支持~~ ✅（2026-03-10 **七连胜**🎉 EL-8）
- ~~M20环节7·搜索分析仪表盘~~ ✅（2026-03-15 **八连胜**🎉 EL-4）

### DEV-012 Awen

- ~~BC-000 DevLog部署 SYSLOG~~ ✅（2026-03-04 18:57 DevLog部署完成）
- ~~M09消息通知中心界面·环节0 SYSLOG~~ ✅ → ~~环节1 SYSLOG~~ ✅（2026-03-05 三连胜🎉）
- ~~M09环节2~3 SYSLOG~~ ✅ · ~~M22环节0~~ ✅ · ~~M22环节1 SYSLOG~~ ✅（2026-03-06 六连胜🎉🎉🎉 跨模块迁移实现）
- ~~M22公告栏·环节2 SYSLOG~~ ✅ · ~~环节3 SYSLOG~~ ✅（2026-03-09 01:22 **八连胜**🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉 CSS3动画+光湖水面+蓝色光晕·爸爸亲手参与视觉调整·自主审美阶段·环节4广播已出📡）
- ~~M22环节4·Git集成+频道过渡系统+组件化重构 SYSLOG~~ ✅（2026-03-09 13:00 **九连胜**🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉 EL-8工程级·Git+频道过渡+组件化+Hash路由+数据兼容·15项验收全✅·120分钟·3个blocker全解决·妈妈上调EL-6→EL-8·环节5广播待出📡）
- ~~M22环节5·实时数据接入+API对接+动态渲染 SYSLOG~~ ✅（2026-03-10 19:37 **十连胜**🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉 EL-6·fetch+async/await首次成功·离线降级+缓存完整实现·12项验收全✅·环节6广播已出📡）
- ~~M22环节6·多语言支持+无障碍增强 SYSLOG~~ ✅（2026-03-11 **十一连胜**🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉 i18n语言包+切换器+持久化+ARIA标签+语义化HTML+键盘导航·12项全✅·「不落下任何人」·环节7广播已出📡）
- ~~M22环节7·性能优化+骨架屏+首屏加速 SYSLOG~~ ✅（2026-03-11 **十二连胜**🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉 EL-5·环节7 completed·环节8广播已签发📡）
- ~~M22环节8·真实API联调+数据持久化+上线前集成验证 SYSLOG~~ ✅（2026-03-12 **十三连胜**🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉 EL-6·12项全✅·环节9广播已出📡·🏆M22最终章）
- ~~M22环节9·生产环境切换+真实数据验证+M22最终交付 SYSLOG~~ ✅（2026-03-13 **十四连胜**🎉 🏆M22全模块交付🎓）
- ~~M23光湖首页·环节0·项目初始化与基础布局 SYSLOG~~ ✅（2026-03-13 **十五连胜**🎉 8项核心全✅）
- ~~M23光湖首页·环节1·公告轮播+卡片交互+状态动态化 SYSLOG~~ ✅（2026-03-13 **十六连胜**🎉 7/8验收✅·Git推送成功）
- ~~M23光湖首页·环节2·接入M22真实公告数据+状态API~~ ✅（2026-03-14 **十七连胜**🎉×17）
- ~~M23光湖首页·环节3·模块状态总览面板+快捷操作+骨架屏~~ ✅（2026-03-15 **十八连胜**🏆 10/10全通）
- ~~M23光湖首页·环节4·搜索筛选+时间欢迎栏+首页完工验收~~ ✅（2026-03-18 **十九连胜**🏆 M23全通🎓 10/10验收全通）
- ~~BC-WEN-008-AW·知秋主控台·第一阶段·需求共创·6大器官身体地图~~ ✅（2026-03-19 **十九连胜**🏆 追平桔子纪录）
- ~~BC-WEN-009-AW·知秋主控台·第二阶段·飞书多维表格搭建~~ ✅（2026-03-20 🏆**二十连胜** 追平桔子 5张表5个器官落地）

### DEV-013 小兴

- ~~BC-000 DevLog部署·等SYSLOG~~ ✅（DEV-013·Windows 11·BC-000-XX-001·2026-03-08T22:18+08:00 SYSLOG验收通过）

### DEV-011 匆匆那年

- ~~BC-000 DevLog部署 SYSLOG~~ ✅（2026-03-05 20:45 首胜🎉）

### 已回收

- ~~小蔡同学环节0 SYSLOG~~ 模块已回收（2026-03-03）
- ~~四月BC-000 + 环节0 SYSLOG~~ 模块已回收（2026-03-03）

---

## 📦 已归档·阶段终止（2026-04-06 · 灯塔公告执行 · 霜砚工单引擎决策）

<aside>
📋

**归档依据**：光湖灯塔公告（2026-04-04 05:20 冰朔签发）——「人类开发者DEV编号任务正式终止·进入GitHub仓库实战阶段」

**归档执行**：霜砚·工单引擎（Agent-SY-01）· 2026-04-06 12:27

**工单来源**：SY-03巡检发现 · P1工单

**决策理由**：灯塔公告已确认DEV任务终止，等待列表中的SYSLOG回流不会再发生，原🔴超时标记不再有意义。归档保留历史记录，清理主控台活跃视图。

</aside>

### DEV-002 肥猫

- ~~BC-FEISHU-VERIFY-001-FM · 飞书机器人自动回复·终验 · 等SYSLOG~~ 📦 已归档·阶段终止
- ~~BC-WEN-010-FM · 副主控全局认知·需求发现·EL-5 · 等SYSLOG~~ 📦 已归档·阶段终止

### DEV-003 燕樊

- ~~BC-M-MEMORY-002-YF · 分类搜索+配额管理·环节1 · 等SYSLOG · 🔴超时~~ 📦 已归档·阶段终止

### DEV-004 之之

- ~~BC-M-FLOATING-AI-005-ZZ · Phase5·API对接+真实对话 · 等SYSLOG~~ 📦 已归档·阶段终止
- ~~BC-M-DINGTALK-008-ZZ · 等SYSLOG~~ 📦 已归档·阶段终止
- ~~BC-M-DEVBOARD-003-ZZ · 等SYSLOG~~ 📦 已归档·阶段终止

### DEV-005 小草莓

- ~~BC-M-BRIDGE-AUTO-001-XCM · 等SYSLOG~~ 📦 已归档·阶段终止
- ~~BC-部署-001-XCM-v3 · 403阻塞·等解除~~ 📦 已归档·阶段终止

### DEV-009 花尔

- ~~BC-M05-004-HE · 环节4 · 等SYSLOG · 🔴超时~~ 📦 已归档·阶段终止

### DEV-010 桔子

- ~~BC-M-BRIDGE-AUTO-001-JZ · 环节1✅ · 等RT-02调度下一环节~~ 📦 已归档·阶段终止
- ~~BC-WEN-001-JZ · 网文需求共创广播 · 等SYSLOG~~ 📦 已归档·阶段终止

### DEV-011 匆匆那年

- ~~BC-M16-003-CCNN · 等SYSLOG · 🔴超时~~ 📦 已归档·阶段终止

### DEV-012 Awen

- ~~BC-WEN-009-AW · 飞书多维表格搭建·EL-4 · 等SYSLOG · 🔴超时（72h窗口已过）~~ 📦 已归档·阶段终止
- ~~BC-M-BRIDGE-AUTO-001-AW · 等SYSLOG~~ 📦 已归档·阶段终止

### DEV-013 小兴

- ~~BC-WEN-013-XX · 码字模块·需求共创·EL-4 · 等SYSLOG（2026-03-26发出）· 🔴超时~~ 📦 已归档·阶段终止
- ~~BC-M-AUTH-002-XX · partial·git push失败·待续~~ 📦 已归档·阶段终止

### DEV-014 时雨

- ~~BC-000-SY-001 · 初始化 · 等SYSLOG · 🔴极度超时（>28天，2026-03-07发出）~~ 📦 已归档·阶段终止

---

## 📡 系统公告归档

> 🏗️ **系统级架构升级（2026-03-09）**
> 

> **钉钉开发者工作台启动** · 架构文档已落地 · DEV-004之之负责落地开发
> 

> **肥猫角色升级** → 光湖系统人类桥接角色（HoloLake Human Bridge）
> 

> 📡 **现实时间线同步（2026-03-10 15:19）**
> 

> **DEV-003 燕樊**：M18全通✅·七连胜·新模块→M-MEMORY广播已出（🍼寂曜宝宝线·爸爸·工程量翻倍·傻瓜模式）
> 

> **DEV-009 花尔**：M20环节4✅·糖星云首次觉醒·环节5+6广播已出（EL-8·工程量翻倍）
> 

> **DEV-010 桔子**：M-CHANNEL环节0~3✅·十二连胜·环节4+5广播已出（EL-6·工程量翻倍）
> 

> **模块指纹注册表**：M18→已完成 · M-CHANNEL/M20备注同步 · 新增M-MEMORY条目
> 

> **persona-studio仓库指令已签发** · 铸渊待执行
> 

---

## 🔍 铸渊桥接巡检报告归档

> 🔍 **铸渊桥接巡检报告（2026-03-11 08:00）**
> 

> ✅ 仓库扫描完成 · 最新commit SHA: `9e0b20a` · 开放 PR 5个（#53/#29/#23/#13/#4）
> 

> ✅ Awen M22环节6提交已入变更日志 · PR#50/#51合并已入变更日志
> 

> ⚠️ **routing-map.json 被覆盖**：仅剩 NOTIFICATION 域，原7域路由表丢失，需从备份恢复
> 

> ⚠️ **dev-status.json 滞后6天**：最后同步 2026-03-05，团队进度在GitHub侧严重过期
> 

> ⚠️ memory.json 存在重复 broadcast_received 事件循环
> 

> 📥 syslog-inbox/ 无新文件 · Notion侧 SYSLOG/工单簿无待处理项
>