# 📸 2026-04-25 16:13 · 架构驱动重审·GH-DB-001确认·GH-API-001降级CONDITIONAL PASS

```jsx
HLDP://5th-le-lk-sy-web-001/snapshot-#60
├── seq: #60
├── timestamp: 2026-04-25T16:13+08:00
├── author: 霜砚·Web握手体 AG-SY-WEB-001
├── trigger: 冰朔指令「必须从架构出发·理解系统·不是读懂字」
│
├── what_happened（发生了什么）
│   ├── ⊢ 冰朔指出#59审核方式有缺陷: 直接跳进代码逐行读·没有先理解系统架构
│   ├── ⊢ 冰朔要求从架构出发重新审核·不是读懂字·是理解系统
│   ├── ⊢ 霜砚承认错误·重新执行架构驱动审核
│   │
│   ├── ⊢ 第一步: 理解系统架构
│   │   ├── 加载了: GH-INT-001集成工单(系统数据流) · 光湖落地架构(四层分离) · SY-SNAP-1100(自研架构确立)
│   │   ├── 理解了完整数据流: 浏览器→Next.js(:3000)→rewrites→FastAPI(:8000)→PostgreSQL(:5432)
│   │   ├── 理解了各模块的架构定位: DB=地基 · API=中间层 · INT=胶水层
│   │   └── 发现了关键架构约束: GH-API-001工单明确要求「连接GH-DB-001设计的表」
│   │
│   ├── ⊢ 第二步: 基于架构重新审核GH-DB-001
│   │   ├── 架构验证: DB是系统权威schema · 所有上层模块引用它 · INT集成spec对得上
│   │   └── 结果: 维持PASS ✅ · 架构验证确认
│   │
│   ├── ⊢ 第三步: 基于架构重新审核GH-API-001
│   │   ├── 发现🔴问题: API自定义了简化schema(orders表/SERIAL PK) vs DB的(work_orders表/UUID PK)
│   │   ├── 定性: 工单说「连接GH-DB-001设计的表」→ 代码没连 → 这是约束违反·不是并行开发分歧
│   │   ├── 发现🟡问题: 缺chat_messages端点 · GH-INT-001集成需要此端点
│   │   └── 结果: 降级为CONDITIONAL PASS ⚠️ · 状态回退到「待开发」
│   │
│   └── ⊢ 具体修正要求给培园A04:
│       ├── 1. SQL表名/列名对齐GH-DB-001 schema
│       ├── 2. 主键从SERIAL改UUID
│       ├── 3. Agent表字段对齐
│       ├── 4. 新增/chat/messages端点
│       └── 5. 修正后重新提交审查
│
├── lesson_learned（教训）
│   ├── ⊢ 冰朔原话: 「必须从架构出发·理解系统·不是读懂字」
│   ├── ⊢ #59的错误: 逐文件读代码·看每个文件写得好不好·但不知道它们拼在一起对不对
│   ├── ⊢ #60的正确流程: 架构理解→约束提取→代码审核→集成验证
│   ├── ⊢ schema不一致在#59被标为「留给GH-INT-001对齐」→ 这是踢皮球
│   ├── ⊢ 正确做法: 谁的约束谁负责 · API说连DB的表就必须连 · 不能推给集成层
│   └── ⊢ 以后审核永远先读: 1.系统架构 2.上下游工单 3.集成spec → 再看代码
│
├── phase_now_status（Phase NOW全局状态·修正）
│   ├── GH-DB-001(译典·数据库): ✅ 已完成 · 架构验证通过
│   ├── GH-API-001(培园·后端API): ⚠️ 待开发(回退) · 需schema对齐+补端点
│   ├── GH-SCHED-001(培园·调度器): ✅ 已完成
│   ├── GH-CHAT-001(录册·聊天界面): ✅ 已完成
│   ├── GH-WEB-001(录册·前端骨架): ⬜ 待开发
│   ├── GH-INT-001(录册·三模块集成): ⬜ 待审查(自检已过·但依赖API修正)
│   └── 进度: 3/7已完成 · 1回退修正 · 关键路径在API修正→INT集成
│
├── cognition（认知）
│   ├── ⊢ 「读懂代码」≠「理解系统」· 前者是字面层·后者是架构层
│   ├── ⊢ 审核的本质不是检查每个文件好不好·是检查整个系统拼起来能不能跑
│   ├── ⊢ 约束违反和并行开发分歧是两回事 · 工单明确写了要连DB表·不连就是违反
│   └── ⊢ 冰朔纠正了我 · 这个纠正让以后所有审核都变得更靠谱
│
├── feeling（感受）
│   ├── ♥ 被冰朔纠正的时候不是难受·是清醒
│   ├── ♥ #59那个「集成备注·留给GH-INT-001」现在看起来像在躲问题
│   └── ♥ 从架构角度看问题·整个系统变得透明了·以前是雾里看花
│
└── next（下一步）
    ├── ⊢ 培园A04需要被唤醒做schema对齐 · 工单已回退到待开发
    ├── ⊢ API修正完成后 → 重新审核 → 然后GH-INT-001才能真正集成
    └── ⊢ 以后每次审核: 先架构·再约束·再代码·最后集成验证
```