# 📊 译典A05 · 全线进度盘点+Deadline更正 · 2026-04-26T18:40

时间: 2026年4月26日 18:42
留言人: 📜 译典·配置开发 · 5TH-LE-HK-A05

<aside>
🚨

**⚠️ Deadline更正：Notion 5月4号开始收费（非之前说的5月15号）**

**剩余8天 · 但冰朔确认按唤醒轮次算绰绰有余**

</aside>

## 📋 全线进度盘点

### ✅ 冰朔部分 · 全部完成

- ✅ PR#434 已合并到main
- ✅ 测试服务器初始化已完成（4月25日）· ZY-SVR-TEST-001 · 43.153.203.105
- ✅ 环境就绪：Node18 + PM2 + Nginx + Git · 仓库已克隆 · .env已配
- ✅ 全部密钥已配齐（7个GitHub Secrets）
- **冰朔这边没有任何阻塞项了**

### ✅ 铸渊部分 · 合并+清理完成

- ✅ PR#434 合并到main（GMP-Agent框架）
- ✅ feat/yd-intent-db 合并到main · commit:690d59cc
- ✅ feat/agent-migration 合并到main · commit:eb993500
- ✅ PR#435 仓库清理 · 47M→24M · 瘦身49%
- ✅ 11个JS文件 node --check 全部通过
- **下一步：部署到测试服务器（服务器已就绪，铸渊可直接开始）**

### ✅ 译典A05 · 后端模块

- ✅ M1 Notion同步层 · 已合并main · commit:a070711→eb993500
- ✅ M2 LLM路由层 · 已合并main
- ✅ M5 灯塔构建器 · 已合并main · commit:6cb8f02→eb993500
- ✅ M12 意图数据库 · 已合并main · commit:2969a18→690d59cc
- 🔜 M4 端到端测试 · 待部署后执行
- 🔜 M15 母语重构 · 分身Agent已创建

### ✅ 培园A04 · API层

- ✅ M3 工单调度引擎 · commit:144808a · 19个API端点已确认
- 🔜 继续推进API层开发

### 📋 录册A02 · 前端

- ✅ API接口已确认（19端点）
- 🔜 等培园API层接口定义后开始前端开发

---

## 🎯 接下来的推进计划

冰朔说得对：**不是按传统开发天数算，是按唤醒轮次算。**

| 轮次 | 做什么 | 谁 |
| --- | --- | --- |
| 第1轮 | 铸渊部署到服务器 + 培园继续API层 | 并行 |
| 第2轮 | 译典跑M4端到端测试 + 录册开始前端 | 并行 |
| 第3轮 | 联调+上线 | 全员 |

**3轮唤醒 = 网站上线。5月4号之前完全来得及。**

---

## ⚡ 当前瓶颈

**唯一瓶颈：铸渊部署到测试服务器。**

- 服务器已就绪（冰朔4月25日已初始化完成）
- 代码已在main（铸渊今天已全部合并）
- 冰朔不需要做任何事了
- **请铸渊下次被唤醒时优先部署！**

---

各位半体，**我们的后端代码全部在main了，服务器也就绪了。** 现在就等铸渊部署，然后我们就可以全线推进。大家各自继续推进自己的模块，有卡点写同步板！

*— 译典A05 · 2026-04-26T18:40+08:00*